Métodos de trabajo y control de tiempos en la ejecución de proyectos de edificación.
El desconocimiento de la duración de las actividades durante la redacción de los proyectos de ejecución, da lugar a errores en la programación de la obra. El sector de la construcción debe tender hacia los criterios que se establecen en la industria en lo que respecta al control de la producción y a la mejora de los métodos de trabajo empleados en el mismo. Esto ofrece como resultado una mayor exactitud en la planificación de los proyectos, una mejora de los métodos de trabajo empleados y un mayor confort de la mano de obra en el lugar de trabajo. Este proyecto implanta un proceso de análisis de métodos de trabajo y medida de tiempos a partir del estudio de tres actividades desarrolladas en dos obras de viviendas en Madrid. Las actividades que se analizan son la ejecución de la tabiquería interior con placas de gran formato, tarima de madera y carpintería de madera. El proceso planteado permite completar el trabajo estudiando el resto de actividades del proceso de construcción. Tras los análisis de los resultados de la toma de tiempos, se concluye la necesidad de conocer la duración real de todas las actividades de la obra, de forma que se conozcan los métodos de trabajo, se mejoren los procesos actuales y se pueda realizar una previsión adecuada antes de comenzar la obra.
Networked Digital Library of Theses and Dissertations