Programa de auditoría interna enfocado a la fase de entrega de infraestructura aeroportuaria en aeropuertos concesionados por el gobierno peruano
type: CreativeWork
description: La fase de entrega en un proyecto de construcción de infraestructura aeroportuaria constituye una fase decisiva para garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio esperados. Sin embargo, en la actualidad se han identificado diversas situaciones que incrementan el riesgo de retrasos, sobrecostos y deficiencias técnicas. El objetivo de este trabajo de investigación es proponer la implementación de un programa de auditoría interna enfocado en la fase de entrega de infraestructura aeroportuaria en aeropuertos concesionados por el gobierno peruano, con el propósito de fortalecer la gestión de las concesionarias y lograr altos niveles de calidad en la etapa de operación de la infraestructura construida. La metodología aplicada se basa en la investigación de material académico y casos reales a nivel nacional e internacional relacionados; análisis de los procedimientos implementados actualmente en la industria y la validación de la propuesta mediante la opinión de expertos del sector aeroportuario en el Perú. Los resultados evidenciaron la ausencia de un enfoque sistemático de auditoría que atienda las necesidades actuales en la fase de entrega de una nueva infraestructura aeroportuaria. En respuesta, se formuló un programa de auditorías internas que incluye siete auditorias integradas en el ciclo de vida de un proyecto de construcción de infraestructura aeroportuaria; y con alcances y criterios basados en los principales riesgos y buenas prácticas de los factores de preparación operativa necesarios. La implementación de este programa permitirá visibilizar de manera oportuna posibles desviaciones y oportunidades de mejora en los procesos de entrega de infraestructura aeroportuaria en el país.The handover phase in an airport infrastructure construction project is a decisive phase in ensuring that expected service levels are achieved. However, deficiencies have been identified that increase the risk of delays, cost overruns, and technical deficiencies. The objective o…
abstract: La fase de entrega en un proyecto de construcción de infraestructura aeroportuaria constituye una fase decisiva para garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio esperados. Sin embargo, en la actualidad se han identificado diversas situaciones que incrementan el riesgo de retrasos, sobrecostos y deficiencias técnicas. El objetivo de este trabajo de investigación es proponer la implementación de un programa de auditoría interna enfocado en la fase de entrega de infraestructura aeroportuaria en aeropuertos concesionados por el gobierno peruano, con el propósito de fortalecer la gestión de las concesionarias y lograr altos niveles de calidad en la etapa de operación de la infraestructura construida. La metodología aplicada se basa en la investigación de material académico y casos reales a nivel nacional e internacional relacionados; análisis de los procedimientos implementados actualmente en la industria y la validación de la propuesta mediante la opinión de expertos del sector aeroportuario en el Perú. Los resultados evidenciaron la ausencia de un enfoque sistemático de auditoría que atienda las necesidades actuales en la fase de entrega de una nueva infraestructura aeroportuaria. En respuesta, se formuló un programa de auditorías internas que incluye siete auditorias integradas en el ciclo de vida de un proyecto de construcción de infraestructura aeroportuaria; y con alcances y criterios basados en los principales riesgos y buenas prácticas de los factores de preparación operativa necesarios. La implementación de este programa permitirá visibilizar de manera oportuna posibles desviaciones y oportunidades de mejora en los procesos de entrega de infraestructura aeroportuaria en el país.The handover phase in an airport infrastructure construction project is a decisive phase in ensuring that expected service levels are achieved. However, deficiencies have been identified that increase the risk of delays, cost overruns, and technical deficiencies. The objective o…
author: Panta Phang, Brenda Esther
keywords: Auditoría interna, Infraestructura aeroportuaria, Fase de entrega, Proyecto de construcción, Internal audit, Airport infrastructure, Handover phase, Construction project
date published: 2026-01-21
date modified: 2026-07-24T05:38:20Z
provider: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
publisher: Networked Digital Library of Theses and Dissertations
type: WebPage
source organization: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas