APLICACIÓN DE BIM EN LA CONSTRUCCIÓN DE SALA ELÉCTRICA 0310-ERR-311 EN EL PROYECTO QB2
Esta investigación tiene como objetivo analizar y cumplir con las ratios preestablecidas de costo y tiempo en la ejecución de la construcción de la Sala Eléctrica 0310-ERR-311 post Covid-19, comparándolas con las ratios establecidas antes de la pandemia. Se empleará la metodología BIM (Building Information Modeling) y la utilización de prefabricados con el fin de simplificar la coordinación de los componentes, prevenir interferencias y asegurar una instalación fluida en el lugar de ejecución. Así mismo con la aplicación, la combinación de prefabricados y la metodología BIM puede ofrecer beneficios sustanciales al acelerar la construcción, reducir costos y mejorar la eficiencia operativa. En la industria minera, tanto la metodología BIM como la utilización de prefabricados comparten el objetivo común de mejorar la eficiencia, la precisión y la sostenibilidad en el desarrollo y la ejecución de proyectos estableciendo un enfoque más avanzado y colaborativo en la industria. La Sala Eléctrica 0310-ERR-311 ha sido ejecutada al 100%, generando resultados positivos para la empresa contratista VIAL Y VIVES – DSD. Estos resultados exitosos ahora se convierten en antecedentes valiosos para la ejecución de futuras salas eléctricas necesarias en el proyecto Quebrada Blanca 2. Es alentador observar que este hito no afectará la puesta en marcha de la mina. La significativa reducción de tiempo en la ejecución de proyectos como este no solo es un logro en sí mismo, sino que también establece un importante precedente para futuras contrataciones en el mismo rubro. Este éxito no solo demuestra la eficiencia operativa y la capacidad de cumplir con los plazos, sino que también posiciona a la empresa contratista de manera positiva, destacando su capacidad para abordar proyectos similares de manera rápida y exitosa. Esto puede ser un factor determinante en la toma de decisiones para nuevas contrataciones y refleja un estándar de excelencia en la industriaThis research aims to analyze and meet the pre-established cost and time ratios in the execution of the construction of Electrical Room 0310-ERR-311 post Covid-19, comparing them with the ratios set before the pandemic. The BIM methodology will be employed along with the use of prefabricated components to simplify component coordination, prevent interferences, and ensure a smooth installation on-site. Furthermore, the combination of prefabricated elements and the BIM methodology can offer substantial benefits by accelerating construction, reducing costs, and improving operational efficiency. In the mining industry, both the BIM methodology (Building Information Modeling) and the use of prefabricated components share the common goal of enhancing efficiency, precision, and sustainability in the development and execution of projects, establishing a more advanced and collaborative approach in the industry. Electrical Room 0310-ERR-311 has been executed at 100%, yielding positive results for the contracting company VIAL Y VIVES – DSD. These successful outcomes now serve as valuable precedents for the execution of future electrical rooms needed in the Quebrada Blanca 2 project. It is encouraging to note that this milestone will not impact the mine's startup. The significant reduction in time for project execution is not only an achievement in itself but also establishes an important precedent for future contracts in the same field. This success not only demonstrates operational efficiency and the ability to meet deadlines but also positions the contracting company positively, highlighting its capacity to address similar projects quickly and successfully. This can be a determining factor in decision-making for new contracts and reflects a standard of excellence in the industry.
Investigación, Ratios de costo y tiempo, Construcción, Sala eléctrica, Covid-19, Metodología BIM, Prefabricados, Coordinación de componentes, Interferencias, Eficiencia operativa, Industria minera, Resultados positivos, Contratista, Quebrada Blanca 2, Reducción de tiempo, Precedente, Contrataciones futuras, Estándar de excelencia, Construction execution, Covid-19 Impact, Cost and time ratios, BIM Methodology, Prefabricated components, Coordination, Interference prevention, On-site installation, Mining industry, Sustainability, Operational efficiency, Contracting company, Project precedents, Milestone Achievement, Decision-making, Industry excellence 2
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Networked Digital Library of Theses and Dissertations