Optimización del proceso de elaboración de presupuestos para obras privadas en edificaciones mediante el uso de la metodología BIM
La presente tesis consiste en elaborar una propuesta de optimización del proceso de elaboración de presupuestos usando la metodología BIM dicha optimización tiene como objetivo reducir el tiempo y costo en la elaboración de presupuesto tal como actualmente se realiza apoyados de herramientas informáticas que nos ayudan hacer más rápido y eficiente el proceso de elaboración de presupuestos. Para el desarrollo de la tesis se estudió a tres empresas constructoras, en específico en las áreas de licitaciones de obras donde se pudo analizar y evaluar los procesos de cada una de ellas en la elaboración de presupuestos durante el proceso de licitación de obras. En el análisis de los procesos se pudo identificar los problemas y dificultades que tienen las empresas para llevar una correcta elaboración de presupuesto. Seguidamente se elabora y describe una propuesta de optimización del proceso tomando como entradas los problemas y dificultades identificadas, dicha propuesta incluye el uso de herramientas BIM y el uso de plataformas de comunicación que ayudan a tener un trabajo más eficiente y confiable en la obtención de resultados. Finalmente, se pudo demostrar a través del juicio de expertos que la propuesta planteada era optima no solo en la reducción de tiempo, sino que es más confiable la ejecución de presupuestos.This thesis consists in preparing a proposal for optimization of the process of budgeting using the BIM methodology, said optimization aims to reduce the time and cost in the preparation of the budget as it is currently supported by computer tools that help us make faster and efficient the process of budgeting. For the development of the thesis, three construction companies were studied, specifically in the areas of works tenders where it was possible to analyze and evaluate the processes of each of them in the preparation of budgets during the process of bidding of works. In the analysis of the processes, it was possible to identify the problems and difficulties that companies have in order to carry out a correct budget elaboration. Next, a process optimization proposal is elaborated and described taking as input the problems and difficulties identified, this proposal includes the use of BIM tools and the use of communication platforms that help to have a more efficient and reliable work in obtaining results. Finally, it was possible to demonstrate through the expert judgment that the proposed proposal was optimal not only in the reduction of time, but that the execution of budgets is more reliable.
Presupuesto, BIM, Optimización, Budget, Optimization
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Networked Digital Library of Theses and Dissertations