La trascendencia de los estudios previos, como materialización del principio de planeación en los contratos estatales de obra
La presente investigación materializa un interés por hallar las causas de la falta de planeación en contratos específicos como el estatal de obra, por encontrar en la misma normatividad, en la jurisprudencia y en la práctica, el origen de su ineficacia o inobservancia, y al mismo tiempo, hallar en estas herramientas, así como en la doctrina nacional e internacional y en las recomendaciones de organizaciones internacionales, mecanismos que permitan adecuar la norma a la realidad del país, de tal forma que se prevenga la generación de daños antijurídicos y se garantice la elaboración de una completa y adecuada planeación en la etapa precontractual. De esta manera se pretende otorgar al principio de planeación el reconocimiento que se merece, fortaleciendo el mismo en la etapa precontractual, exigiendo la realización de los esfuerzos necesarios en la elaboración de estudios previos, de tal manera que se invierta la ecuación en dedicación y recursos que se le otorga hoy en día, donde se está más preocupado en solucionar los problemas contractuales en la ejecución del mismo, pudiendo prevenir su generación desde su concepción.
Principio de planeación, Contrato estatal de obra, Estudios previos, Etapa precontractual, Obras inconclusas, Sobrecostos, Daño antijurídico, Derecho privado, Principle of planning, State contract of work, Previous studies, Pre-contractual stage, Unfinished works, Cost overruns, Contratos públicos, Responsabilidad contractual, Cláusulas (Derecho)
Networked Digital Library of Theses and Dissertations